# 接入包（Onboarding Pack）

炼境向被管理项目一键分发的标准化接入套件，让任意新旧项目成为「飞轮合格公民」。
统一以自建 Gitea 为 git 数据底座，缝合 git 规范、AI 约定、蓝图语义、炼境登记四层。

## 双层架构

- **自建 Gitea**：统一 git 数据底座（稳定、自主、CI + review 自控）
- **炼境**：底座之上的「项目飞轮控制台」——读 git 数据做跨项目飞轮聚合、分发接入包、维护蓝图语义层

> 决策（2026-06-19）：全面统一自建 Gitea，弃用 GitHub。数据主权 = 飞轮燃料自主可控，契合「管理越多→数据越多→飞轮越强」愿景。详见 memory [[project_gitea_unified_architecture]]。

## 蓝图重新定位（git 与蓝图分工）

> 完整定义见 `.blueprint/CONVENTIONS.md` §「蓝图定位（意图层）」。

核心分工：git 记录「做了什么」，蓝图只保留 git 给不了的三类信息（结构关系图 / 意图与验收标准 / 未来规划）。状态/进度/涉及文件从 git 信号推断，蓝图不手动双写。

## 接入包分档（底座统一，上层按需）

| 档 | 内容 | 适用 |
|----|------|------|
| **基线**（所有项目） | Gitea 建仓/迁移 + origin=Gitea + lefthook(强制 conventional) + AGENTS.md + git-workflow.md + 炼境登记 + buff 解析 commit | 全部新旧项目 |
| **增配**（复杂项目） | + Gitea Actions CI + DeepSeek review + 瘦蓝图 | 长周期/多业务线 |

## 决策记录

- 飞轮升格与 Gitea API 对接「分步实施」而非耦合：buff 读本地 `.git`（commit type/scope），与远程平台无关，可先做；Gitea API（CI 状态/PR review）随后
- 「完整分发」是陷阱，正确形态是分级菜单：新项目种全套，旧项目增量接入（复用 mcp_inject 的「命名空间隔离 + 合并不覆盖」语义，不动用户已有配置）
- 接入动作：现有 `apply_blueprint_buff` 升格为 `apply_onboarding_pack`，按档编排注入
- 语义层进料口隐患：决策/验收/踩坑仍需主动写（与饿死复盘笔记同源），须配「从 PR 标题/commit body/review 评论半自动提取」，不再单纯指望人自觉

## 复用的现有能力（~60% 地基已具备）

| 能力 | 现状 |
|------|------|
| `.claude/settings.json` 注入 | ✅ `mcp_inject`（命名空间隔离 + 合并不覆盖 + JSON 校验） |
| 生成接入 prompt / 扫描项目 | ✅ `generate_blueprint_prompt`（已读 AGENTS.md + monorepo 感知） |
| git 轮询 → 状态同步 | 🟡 `buff`（仅匹配文件路径，需补 conventional 解析，见 flywheel-intelligence L0） |
| CONVENTIONS 规则同步 | ✅ `sync_blueprint_rules` |
| 项目模板 | ✅ `templates` |
| CI workflow 生成 | 🟡 `cicd.rs`（仅 GitHub，需改造 Gitea Actions，见 gitea-integration） |

## 风险

- 旧项目存量 git 数据脏（无 scope、非 conventional）→ 数据质量是光谱，需「采用规范后切起算」或标不可信
- 跨项目聚合可比性：不同项目 scope 粒度/复杂度标准不同，fix 率直接相加会误导梦核
- 模板自身维护成本：AGENTS.md/lefthook/git-workflow.md 模板要随最佳实践演进

## 设计（architect 2026-06-19）

基线档范围：模板分发 + 炼境登记 + L0 commit 解析，**全部本地、不依赖 Gitea API**（Gitea 建仓/Actions/webhook 属 gitea-integration 档2）。

关键决策：
- **新建 `apply_onboarding_pack`**（不扩展 buff）：buff=挂 git 观测，onboarding_pack=完整接入，分层清晰
- **模板"存在则跳过 + 报告"**：markdown/yaml 不强行整文件合并，绝不覆盖用户已有（复用 mcp_inject 的路径解析 + 不存在才写）
- **L0 commit 解析挂在现有 buff watcher**：`last_commit..HEAD` 取 message → parse_conventional → 写新表 `commit_metrics`；与文件路径匹配两条路径并行互不干扰
- **rework_count 来源**从枯竭的 `parse_notes_metrics` 换成查 `commit_metrics`（fix 且非 CI 自修）；`avg_rounds_M` 基线暂为 null（需 PR 边界，留档2）
- **scope 原样聚合**，module 映射后置

新增：`commands/onboarding.rs`、`commands/commit_metrics.rs`、`resources/onboarding/*.tmpl`、`commit_metrics` 表
修改：`buff.rs`(check_project 加解析)、`blueprint.rs`(append_usage_snapshot)、`db.rs`、`lib.rs`、前端入口

## 任务卡

> 已过 /architect + /splitter。A→B、C1→C2 两条链可并行，D 依赖 C1+B；**C1（飞轮地基）建议优先开工**。

### ✅ A 模板分发引擎
- status: done
- complexity: M
- files: src-tauri/src/commands/onboarding.rs, src-tauri/resources/onboarding/{AGENTS.md,lefthook.yml,git-workflow.md}.tmpl
- acceptance: include_str! 内嵌 3 个标准模板（蓝本取自 enterprise-system）；分发时文件不存在→写入、已存在→跳过并在报告标注，绝不覆盖；复用 mcp_inject 的路径解析（含 WSL）；返回每个模板的 written/skipped/failed

### ✅ B apply_onboarding_pack 编排 + 前端入口
- status: done
- complexity: M
- depends: onboarding-pack（卡A）
- files: src-tauri/src/commands/onboarding.rs, src-tauri/src/lib.rs, src/lib/commands.ts, src/components/dashboard/ProjectCard.tsx
- acceptance: apply_onboarding_pack(project_path, project_id) 组合「模板分发 + apply_blueprint_buff」返回 OnboardingReport；看板卡片有"接入包"入口，展示分发报告（written/skipped/failed）

### ✅ C1 commit_metrics 表 + Conventional 解析器
- status: done
- complexity: M
- files: src-tauri/src/commands/commit_metrics.rs, src-tauri/src/db.rs
- acceptance: 新增 commit_metrics 表（sha PK / project_id / commit_type / scope / is_rework / is_ci_auto / committed_at / parsed_at）；`parse_conventional(message)` 解析 type/scope，type=fix→is_rework，`[DeepSeek-V3]`/`[R1]` 等标记→is_ci_auto，非 conventional→commit_type=null 单列；提供聚合查询 `rework_count(project_id)`；解析逻辑纯函数可单测（覆盖 feat/fix/带scope/无scope/CI自修/非规范 六种输入）

### ✅ C2 挂接 buff watcher + 飞轮快照
- status: done
- complexity: M
- depends: onboarding-pack（卡 C1）
- files: src-tauri/src/commands/buff.rs, src-tauri/src/commands/blueprint.rs
- acceptance: check_project 用 `last_commit..HEAD` 取 commit message（git log，复用现有 WSL 路径处理）→ 调 C1 解析写 commit_metrics；首次接入（last_commit 空）限解析最近 N 条；append_usage_snapshot 的 rework_count 改查 commit_metrics（is_rework=1 AND is_ci_auto=0）取代 parse_notes_metrics

### ✅ D 数据可信度提示
- status: done
- complexity: S
- depends: onboarding-pack（卡 C1、卡 B）
- files: src-tauri/src/commands/onboarding.rs, src-tauri/src/commands/commit_metrics.rs
- acceptance: OnboardingReport 与飞轮展示标注该项目 commit 规范化比例（conventional / 总数）；比例低时提示"种 lefthook 后数据才准"，避免脏数据被误读为可信（CI 过滤 / 非规范单列已在 C1 落实）

### ✅ T1. 接入包模板版本化（ONBOARDED_MANAGED 块机制）【体系分发前置】
- status: done
- done_note: 2026-07-03 dispatch_versioned 三态落地（written/updated/appended + 同版本 skipped），块外用户内容保护有测试兜底；AGENTS/git-workflow 模板入 ONBOARDING_MANAGED v1.1.0 块，lefthook 保持存在即跳过。对 enterprise-system/noteapp 的存量升级实测留给用户走 UI 流程（R13）
- complexity: M
- files: src-tauri/src/commands/onboarding.rs, src-tauri/resources/onboarding/git-workflow.md.tmpl, src-tauri/resources/onboarding/AGENTS.md.tmpl
- acceptance: git-workflow 与 AGENTS.md 模板的炼境管理内容包进 ONBOARDING_MANAGED 标记块（带 version）；分发逻辑三态：文件不存在→写全新；存在且有标记→原位更新块（复用 blueprint.rs 的 upsert_managed_block 模式，可提取公共函数）；存在无标记→末尾追加块；块外用户内容永不触碰；lefthook.yml 保持"存在即跳过"（用户深度定制不适用块机制）；单元测试覆盖三态 + 用户区保护；对 enterprise-system 重跑接入包实测存量升级

> 背景：模板演进无法触达存量项目是版本化闭环的最大缺口（trailer 章节曾手工补）。

### 🔵 agent 按钮体系分发（B1/B2 已完成，B3/B4 待做）
- status: in_progress
- progress: 2026-07-03 B1 done——CONVENTIONS 1.10.0 加 R12（边界单点实现）+ R13（M/L 验收路径须真实走通，含载体就近选择表）；B2 done——AGENTS.md.tmpl v1.1.0 管理块含「agent 按钮与验证路径」章节（双投影/边界单点/载体表/完成的定义/侦察→驻军）。剩 B3（提示词升级，M，单独一轮）、B4（健康诊断遵守度，后置）
- 版本化闭环要求（2026-07-03 用户澄清，体系分发的灵魂）: 分发不是"发了就不管"——每类资产带版本分发 → 子项目按该版本实践产生经验（成功/失败）→ 经验自吸反哺炼境（trailer/failure_cases/复盘/返工率）→ 按版本分组对比效果 → 修订出新版 → 再分发。CONVENTIONS 是模范生（version+队列对比+梦核+同步，1.8→1.9 已跑通一整圈）；B 系列每类资产按此标准建闭环。**前置依赖提升**：「接入包模板演进分发（MANAGED 块化）」concept 卡——模板无版本机制是当前最大缺口，没有它体系 v2 到不了存量项目
- notes: 2026-07-03 概念探讨收束后的分发需求（体系详见 memory concept_dual_projection 与 mcp-server 模块 concept 卡）。用户全 agent 开发形态下，"给开发者立规范"="给 agent 注入规范"，可完全机器化。四条现成管道分发四类资产：① B1(S) CONVENTIONS 1.10.0 加 R12 边界单点实现 + R13 验收须真实走通验证路径 + 载体选择原则；② B2(S) 接入包 AGENTS.md 模板加 agent 按钮章节（三要素/载体谱系/侦察驻军）；③ B3(M) init/sync 提示词升级——建蓝图时声明项目按钮载体、acceptance 生成为可执行验证路径格式；④ B4(S,后置) 健康诊断加体系遵守度检查。移植体验=零新增动作，接入流程不变。

